UBND huyện Đồng Phú

https://dongphu.binhphuoc.gov.vn

Huyện Đồng Phú: Tổ chức giao ban xây dựng cơ bản 11 tháng.

Chiều ngày 19/12/2019, tại Phòng họp B – Trụ sở UBND huyện, CT.UBND huyện Trần Văn Vinh chủ trì họp: Giao ban xây dựng cơ bản 11 tháng và điều hòa vốn năm 2019; thống nhất điều chỉnh, bổ sung kinh phí cuối năm.
Huyện Đồng Phú: Tổ chức giao ban xây dựng cơ bản 11 tháng.
Tham dự cuộc họp có lãnh đạo cơ quan: Dân tộc, Kho bạc NN huyện, KT và HT, TC – KH, Ban QLCDA, Kho bạc NN, Trung tâm Y tế, UBND xã, thị trấn.
Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả giải ngân các nguồn xây dựng cơ bản 11 tháng năm 2019, qua đó kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2018 chuyển tiếp sang năm 2019 là 1,809/14,716 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch, số vốn còn lại chưa giải ngân 2,907 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách cấp tỉnh: 0,449 tỷ đồng; Vốn ngân sách cấp huyện: 2,458 tỷ đồng.
Kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2019 là 141,989/214,901 tỷ đồng, đạt 66% số vốn thực nhận (so với kế hoạch vốn điều chỉnh giao đạt 63%). Trong đó:  Vốn ngân sách tỉnh 41,192/50,301 tỷ đồng, đạt 82% số vốn thực nhận (so với kế hoạch vốn điều chỉnh giao đạt 66%); Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia: 11,665/12,692 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch vốn; Vốn ngân sách huyện quản lý:  89,002/149,908 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch vốn; Vốn CT PT KTXH vùng DTTS: 0,130/2,0 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch vốn; Số vốn còn lại chưa giải ngân: 72,912 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách tỉnh: 9,109 tỷ đồng; Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia: 1,027 tỷ đồng; Vốn ngân sách huyện quản lý: 60,906 đồng (riêng vốn đường BTXM chưa giải ngân 41,151 tỷ đồng, chiếm 68%); Vốn CT PT KTXH vùng DTTS: 1,870 tỷ đồng.
Qua ý kiến của các cơ quan, đơn vị, CT.UBND huyện Trần Văn Vinh kết luận:
1. Yêu cầu chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư:
- Khẩn trương lập các thủ tục giải ngân vốn chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2019, đảm bảo trước ngày 31/12/2019 phải giải ngân hết số vốn được chuyển tiếp, nếu chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư nào để mất vốn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.
- Đối với các công trình được giao vốn năm 2019, yêu cầu các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo giải ngân đến ngày 31/12/2019 hết kế hoạch vốn được giao, nhất là các công trình được giao vốn điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2019, phải tập trung thực hiện theo kế hoạch vốn giao.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư thực hiện giải ngân vốn theo đúng kế hoạch vốn giao.
- Thống nhất đề nghị điều hòa vốn, trong đó lưu ý ưu tiên trả nợ các công trình đã hoàn thành, các công trình đã có khối lượng để thanh toán, các công trình đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù, thời gian chậm nhất ngày 20/12/2019.
- Xây dựng báo cáo và bảng biểu phục vụ cho giao ban xây dựng cơ bản phải theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 2615/TB-UBND ngày 05/11/2019.
- Làm việc với UBND xã, thị trấn về tiến độ giải ngân vốn các công trình đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù, thời gian trong Tuần lễ 52/2019.
- Chủ trì, làm việc với chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư để điều hòa các nguồn vốn còn lại của các công trình hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng, trong Tuần lễ 52/2019.
- Thường xuyên cập nhật, đối chiếu với Kho bạc Nhà nước huyện về số liệu thu, chi ngân sách, giải ngân vốn.
- Làm việc với Trung tâm Y tế về tiến độ giải ngân vốn được giao năm 2019.
- Chủ động làm việc với Chi cục Thuế KV ĐX-ĐP để thực hiện Công văn số 2934/UBND-KT ngày 18/12/2019 của UBND huyện.
- Thống nhất đề nghị bổ sung kinh phí cuối năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị theo đề xuất của Phòng, giao Phòng TC – KH tham mưu thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Lưu ý hàng năm tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho UBMTTQVN huyện tổ chức các hoạt động giao lưu, hỗ trợ đơn vị lực lượng vũ trang do huyện nhận đỡ đầu, với tổng số tiền 20.000.000 đồng.
- Tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị theo chủ trương của Huyện ủy tại Kết luận số 299-KL/HU ngày 17/12/2019.
- Đối với việc giao dự toán năm 2020, yêu cầu Phòng tham mưu UBND huyện bố trí dự toán cho các cơ quan đơn vị đảm bảo đủ chi thường xuyên, để hạn chế tối đa việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trong năm 2020; UBND huyện chỉ thực hiện bổ sung kinh phí cho các trường hợp phát sinh nhiệm vụ do chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy. Riêng kinh phí bố trí chưa đủ cho Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Ban CHQS huyện thì phải tham mưu UBND huyện bố trí trong số kinh phí tăng thu năm 2019.
3. Phòng Kinh tế và HT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi công xây dựng các công trình; nhất là tiến độ thi công các công trình đường bê tông xi măng đặc thù theo chủ trương của tỉnh, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các xã khi có khó khăn, vướng mắc.
4. Phòng NN và PTNT chủ động liên hệ với Văn phòng ĐP NTM tỉnh để kịp thời phân bổ xi măng cho các xã, thị trấn thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ.
5. UBND xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành các công trình đường bê tông xi măng đặc thù theo chủ trương của tỉnh./.

Tác giả bài viết: Lê Cẩm Tú - CVKT.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây